Asunto:  	Solicitud de modificación de ficha presentada del proyecto FNTP-168-2020, 

Respetada Lina Natalia, 
El proyecto cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS DE BAÑOS EN LA ISLA DE PROVIDENCIA presentado por su despacho el pasado a finales del mes de noviembre de 2020 acuerdo con los procedimientos del Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos del P.A. FONTUR y aprobado el 30 de noviembre de 2020 por valor de $1.1213.471.560, con base en la declaratoria de la existencia de una situación de desastre en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos por el Gobierno Nacional, a través del Decreto Presidencial No 1472 del 18 de noviembre de 2020, se encuentra en ejecución, en su etapa de preliminares, sin embargo, se han identificados dos condicionantes que han afectado la ejecución del proyecto: 
1.	El Municipio envió una comunicación de fecha 03 de marzo de 2021, radicada el 10 de marzo del presente año, (la cual se adjunta), en la que se manifiesta que la administración Municipal de Providencia no cuenta con los recursos necesarios para asumir los costos de los tramites y licencias necesarias para la ejecución de la obra, tal como lo señala en las obligaciones a cargo del Municipio de Providencia en el convenio de cooperación FNTC-302-2020, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) BATERÍAS DE BAÑOS EN LA ISLA DE PROVIDENCIA PARA PROMOVER SU DESARROLLO Y PROYECCIÓN COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, suscrito el pasado 30 de diciembre de 2020, con el propósito de apoyar la recuperación de la infraestructura turística en las Islas de Providencia y Santa Catalina y de esta manera apoyar la reactivación de la economía de las islas y menguar las afectaciones generadas tras el paso del huracán IOTA.
2.	Como resultado de la etapa de estudios y diseños que se adelanta a través de la contratación derivada, se ha identificado que se requiere adición de recursos por valor de $xxxxxxxxxxxxxx, lo anterior teniendo en cuenta que como resultado de las